# 知习 ZhiXi 个人开发者创业计划

> 适用场景：个人开发者从零开始做互联网产品，Apple-first 策略，先验证后扩张。

---

## 一、核心策略

> **长期按完整互联网产品架构设计，短期按 Apple-first 路线执行；先验证，后扩张。**

当前最需要验证的是：

```
有人需要 → 有人愿意用 → 有人愿意付费 → 收入能覆盖成本
```

**不是一开始做全平台、全支付、全合规**，而是先用 Apple 平台做低成本验证。

---

## 二、产品总览

| 维度 | 决策 |
|------|------|
| 产品名 | 知习 ZhiXi |
| 定位 | AI 驱动的系统化学习工具 |
| 核心闭环 | 知识库 → 主动回忆 → AI 分析 → 薄弱点 → 间隔复习 → 趋势 |
| 第一版平台 | iPhone + 官网 |
| 变现模式 | 免费版 + 单一 Pro 订阅 |
| 定价 | 中国 ¥29/月，海外 $9.99/月 |
| 当前阶段 | 方向验证 + iPhone MVP |

---

## 三、7 大项目模块

```
个人开发者创业项目
│
├── 1. 产品与用户模块     → 方向、用户、MVP 闭环
├── 2. 技术与交付模块     → 技术栈、AI 架构、工程策略
├── 3. 商业化与支付模块   → 定价、订阅、权益
├── 4. 营销与增长模块     → 获客、内容、冷启动
├── 5. 运营与客服模块     → Dify 客服、工单、用户运营
├── 6. 数据反馈与迭代模块 → 指标、埋点、迭代
└── 7. 合规与公司化模块   → 上架合规、公司化时机
```

---

## 四、阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 状态 |
|------|------|------|
| 0 | 项目定盘 + 官网基础设施 | ✅ 官网基础页面已完成 |
| 1 | 选择第一个垂直知识库方向 | 🔲 待打分决策 |
| 2 | 设计 MVP 学习闭环 | ✅ 已设计 |
| 3 | iPhone MVP 开发 | 🔲 前后端待接通 |
| 4 | TestFlight 内测 | 🔲 Apple 账号审核中 |
| 5 | App Store 上架 | 🔲 |
| 6 | 验证盈利 | 🔲 |
| 7 | iPad / Mac 扩展 | 🔲 |
| 8 | 公司化与安卓扩展 | 🔲 |

> 详见：[阶段路线图](../技术设计/阶段路线图.md)

---

## 五、当前状态

| 模块 | 进度 | 关键缺口 |
|------|------|----------|
| iOS App | 21 页面 UI 完成 | NavigationLink 编译问题、API Service 未接通、MVVM 未分层 |
| 后端 API | 13 模块骨架 | Repository 未接 MySQL、BullMQ 未接 Redis、AI 走 Mock |
| 官网 | 基础页面上线 | Waitlist/Support 表单未接后端、品牌名不统一、CSS 变量缺失 |
| 数据库 | MySQL + Redis 已部署 | 代码未走 Prisma |
| 方向验证 | 3 个候选方向 | 未打分选定，未准备知识库内容 |

> 详见：[潜在问题清单](../技术设计/潜在问题清单.md)

---

## 六、各模块文档索引

| 模块 | 主文档 | 子文档 |
|------|--------|--------|
| 1. 产品与用户 | [产品与用户模块](./[参考]-产品与用户模块.md) | [产品方向深度评估](./[参考]-产品方向深度评估.md) |
| 2. 技术与交付 | [技术与交付模块](./[参考]-技术与交付模块.md) | [AI架构设计](../技术设计/api-server/AI架构设计.md) / [后端开发优先级](../技术设计/api-server/后端开发路线图.md) |
| 3. 商业化与支付 | [商业化与支付模块](./[进行中]-商业化与支付模块.md) | — |
| 4. 营销与增长 | [营销与增长模块](./营销与增长/[进行中]-营销与增长模块.md) | [营销冷启动调研方案](./营销与增长/[参考]-营销冷启动调研方案.md) / [冷启动与增长深度调研](./营销与增长/[参考]-冷启动与增长深度调研.md) |
| 5. 运营与客服 | [运营与客服模块](./运营与客服/[进行中]-运营与客服模块.md) | [客服设计详案](./运营与客服/[参考]-客服设计详案.md) |
| 6. 数据反馈与迭代 | [数据反馈与迭代模块](./[设计中]-数据反馈与迭代模块.md) | — |
| 7. 合规与公司化 | [合规与公司化模块](./[设计中]-合规与公司化模块.md) | — |

---

## 七、下一步行动

1. **选定垂直知识库方向**（3 候选 → 打分 → 选 1）
2. **准备第一个 7 天路径的内容**
3. **修复 iOS 编译问题 + Repository 接 Prisma + iOS 换 HTTPS**
4. **做 3-5 个竞品拆解**
5. **跑一次真实用户触达**（小红书/B站发内容，收集等待名单）
